Thời sự :Xã Điền Hòa
20.08.2009

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Xuân Mãn kiểm tra 2 công trình Đê Đông Tây Ô Lâu và hệ thống thuỷ lợi Điền Hoà- Điền Hải- huyện Phong Điền


Sáng 18/8, đồng chí Hồ Xuân Mãn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã kiểm tra công trình đê Đông – Tây Ô Lâu và hệ thống tưới tiêu Điền Hoà- Điền Hải, huyện Phong Điền.

Sông Ô Lâu

Dự án đê Đông Tây Ô Lâu với nhiệm vụ ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm cho 3.969 ha đất canh tác của 6 xã Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hoà, Phong Bình, Phong Chương, huyện Phong Điền và 2 xã Quảng Lợi, Quảng Thái, huyện Quảng Điền kết hợp giao thông nông thôn. Tổng chiều dài của 2 tuyến đê là 22,6 km, cao trình từ 1,5 m- 1,2 m, mặt đê rộng 5 m. Tổng mức đầu tư là 92,9 tỷ đồng. Toàn bộ dự án có 7 gói thầu xây lắp. Hiện nay đã bàn giao và đưa vào sử dụng 2 gói thầu, 1 gói thầu đã thi công cơ bản hoàn thành; các gói thầu còn lại đã thi công cơ bản xong phần đất, đang thi công lát mái và bê tông mặt đê.

Dự án hệ thống tưới tiêu Điền Hoà - Điền Hải với nhiệm vụ cấp nước tưới và tạo nguồn cho 360 ha lúa, 49 ha nuôi trồng thuỷ sản; bao gồm: xã Điền Hải 202 ha lúa, 20 ha nuôi trồng thuỷ sản, xã Điền Hoà 40 ha lúa, cấp tạo nguồn cho 2 xã Quảng Ngạn và Quảng Công huyện Quảng Điền: 118 ha lúa, 29 ha nuôi trồng thuỷ sản; tiêu úng cho 109 ha lúa của xã Điền Hải.Tổng mức đầu tư 20,8 tỷ đồng. Theo dự án phê duyệt bao gồm 2 gói thầu xây lắp: thuỷ lợi và phần điện. Đến nay gói thầu xây lắp phần thuỷ lợi do Liên danh nhà thầu Công ty 1-5 và công ty TNHH Thành Đạt thi công đã cơ bản hoàn thành. Riêng hệ thống kênh dẫn do công ty 1-5 thi công do thiết kế cơ sở không phù hợp phải xin điều chỉnh. Đến nay nhà thầu đã cơ bản hoàn thành 80% khối lượng công việc thi công với 1060/ 1.700 m kênh dẫn. Riêng đoạn từ Km1 + 540 đến Km1+ 700 nơi tiếp giáp 2 xã Điền Hoà- Điền Hải có chiều dài 160 m do địa chất công trình cát pha bùn bào hoà nước gây nên hiện tượng bùn cát chảy đang được tổ chức xử lý.

Kiểm tra 2 công trình đê Đông Tây Ô Lâu và hệ thống tưới tiêu Điền Hoà- Điền Hải, đồng chí Bí thư tỉnh uỷ đã ghi nhận về tiến độ thực hiện của công trình đê Đông Tây Ô Lâu và yêu cầu các ngành, địa phương cũng như các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại trước mùa mưa lũ. Về công trình tưới tiêu Điền Hoà- Điền Hải , đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã phê bình khâu khảo sát,thiết kế sai dẫn đến chậm tiến độ, gây lãng phí đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch đầu tư, Sở NN và PTNT, UBND huyện Phong Điền và các nhà thầu cần bàn lại phương án thi công để vừa đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ công trình. Trước mắt yêu cầu tạm ngừng thi công đoạn công trình đoạn tiếp giáp Điền Hoà- Điền Hải

Hai công trình đê Đông Tây Ô Lâu và tưới tiêu Điền Hoà- Điền Hải là 2 công trình thuỷ lợi trọng điểm của TT Huế có liên quan mật thiết đến chương trình trọng điểm nông nghiệp, nông thôn, nông dân của TTHuế vì vậy cần thi công đảm bảo chất lượng bền vững lâu dài. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cần ưu tiên vốn để công trình đảm bảo tiến độ đồng thời cần thi công gấp rút các công trình ngầm trên tuyến, lát mái đê ngay trước mùa mưa lũ.

Đăng Kỳ Theo(TRT)
URL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=donghuong&op=viewst&sid=520